UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi làm việc với thị xã Bình Long về giải ngân vốn đầu tư công

Chiều ngày 28/9, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đã có buổi làm việc với UBND thị xã Bình Long về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của UBND thị xã Bình Long. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Về phía thị xã Bình Long có Phó bí thư Thường trực Thị ủy Tạ Thu Thủy, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Thị Hồng Vân; các Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thị xã.
Theo báo tại buổi làm việc, vốn ngân sách tỉnh kế hoạch giao là 124,7 tỷ đồng (04 dự án), tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 là 77,8 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân các dự án: dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long, kế hoạch vốn giao 35 tỷ đồng, giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 là 16,3 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch, ước giải ngân năm 2022 đạt 100% kế hoạch; dự án Xây dựng đường DT752 nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản,  kế hoạch vốn giao là 38,7 tỷ đồng, giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 là 28,8 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch, ước giải ngân năm 2022 đạt 100% kế hoạch; dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản, kế hoạch vốn giao là 30 tỷ đồng, giải ngân 9 tháng đầu năm là 26,7 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. ước giải ngân năm 2022 đạt 100% kế hoạch; Hỗ trợ xây dựng 30 phòng học, kế hoạch vốn giao 21 tỷ đồng, chưa giải ngân do đang triển khai thủ tục đầu tư, ước giải ngân năm 2022 đạt 90% kế hoạch.
Đại diện các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc

Vốn ngân sách địa phương,  kế hoạch vốn giao 760,29 tỷ đồng (160 dự án), giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 là 60,4 tỷ đồng, đạt 08% kế hoạch; trong đó, vốn phân cấp (XDCB tập trung) vốn giao 25 tỷ đồng, giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 là 10 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; nguồn thu tiền sử dụng đất, kế hoạch vốn giao 733,82 tỷ đồng, giải ngân 9 tháng đầu năm 2022 là 50,4 tỷ đồng, đạt 07% kế hoạch; nguồn vốn kết dư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, chưa giải ngân.
Để thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công, trong 03 tháng cuối năm 2022, UBND thị xã Bình Long đề ra 07 giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Công văn số 1573/UBND-TH ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; duy trì giao ban định kỳ với các chủ đầu tư hàng tháng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; Chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư phối hợp với các ngành, các xã, phường tiếp thực hiện tốt công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án sớm triển khai thực hiện và giải ngân vốn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình…
Tại buổi làm việc, thị xã Bình Long đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành xem xét điều chỉnh giảm chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất của thị xã Bình Long năm 2022 là 300 tỷ đồng, chuyển nguồn vốn sang đầu tư năm 2023; hướng dẫn cho UBND thị xã Bình Long thực hiện các dự án HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư chuyển về thị xã Bình Long đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thị xã.
Các kiến nghị của thị xã đã được các sở ngành giải trình tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Thị Hồng Vân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi đánh giá cao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Bình Long trong 9 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thị xã còn chậm so với các địa phương trong tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã cần có các giải pháp đột phá để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình, cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thị xã. Thị xã Bình Long cũng cần rút kinh nghiệm bố trí danh mục đầu tư công tập trung, không quá dàn trải để dễ thực hiện.  Đề nghị UBND thị xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để kịp thời gỡ “nút thắt” trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn; chỉ đạo, giám sát và giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tăng tốc giải ngân khi các công trình, dự án từ nguồn vốn của địa phương.
Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Anh Đức phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Hoàng Thái phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Văn Tâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây