UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long phản hồi nội dung phản ánh về dự án đường Nguyễn Thái Học

(Xây dựng) - Sau phản ánh của Báo điện tử Xây dựng, chủ đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối với huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những vấn đề mà báo đã phản ánh.
 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long phản hồi nội dung phản ánh về dự án đường Nguyễn Thái Học
Gói thầu XL02 thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối với huyện Hớn Quản đã được nhà thầu khắc phục, thảm nhựa để hạn chế tình trạng sạt lở.
 
 

Ngày 4/9/2024, Báo điện tử Xây dựng có bài viết: “Bình Phước: Dân tố nhà thầu thi công đường Nguyễn Thái Học không đảm bảo chất lượng dự án” và ngày 5/9/2024 có bài viết “Bình Phước: Cảnh nhếch nhác dự án đường Nguyễn Thái Học 130 tỷ đồng bị dân tố thi công ẩu”, phản ánh về việc quá trình thi công dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối với huyện Hớn Quản không đảm bảo biện pháp thi công, vật liệu dự án không đúng, thi công chậm tiến độ, nhếch nhác…

Ngày 16/8, thực hiện Công văn số 2833/UBND-NC ngày 14/8 của UBND thị xã Bình Long, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long đã có văn bản cung cấp thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh như sau.

Về thời gian thi công: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long cho biết, dự án được khởi công ngày 14/9/2022 với thời gian thực hiện 400 ngày. Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, người dân chậm bàn giao mặt bằng; thời gian đấu thầu thanh lý cây cao su lâu, nên Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long chậm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình so với hợp đồng.

Về phản ánh vật liệu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long cho rằng, trong thời gian thi công, do nguồn vật liệu khan hiếm nên nhà thầu có sử dụng cát Cát Tiên có màu tối hơn cát Tây Ninh (người dân thường sử dụng), người dân có phản ánh và đơn vị giám sát đã yêu cầu đơn vị thi công thay đổi loại cát sáng màu hơn. Bê tông trong công trình toàn bộ sử dụng là bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn do các đơn vị uy tín cung cấp.

Về việc không cắm bảng công bố dự án, biển báo hiệu, cọc tiêu di động rào chắn theo quy định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long cho rằng, đơn vị thi công có cắm bảng trước đó. Tuy nhiên, do thời gian chờ mặt bằng lâu nên bảng đã hư hỏng và do bảng cũng nằm trong phạm vi thi công nên đơn vị thi công đã dọn dẹp. Sau đó, đơn vị tư vấn giám sát đã nhắc nhở lắp đặt lại.
 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long phản hồi nội dung phản ánh về dự án đường Nguyễn Thái Học
Gói thầu XL02 không còn tình trạng ngổn ngang, nhếch nhác như trước.
 

Vấn đề xử lý khắc phục: Đến nay Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã bàn giao mặt bằng, nhưng vẫn còn một số hộ chưa chấp nhận về công tác giải phóng mặt bằng. Các hộ dân chưa chấp nhận về công tác giải phóng mặt bằng đang được UBND phường Phú Thịnh, xã Thanh Phú vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long, sau phản ánh của Báo điện tử Xây dựng, UBND thị xã Bình Long, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục những vấn đề Báo nêu.

Ngày 10/9, theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối với huyện Hớn Quản không còn tình trạng nhếch nhắc như trước, nhiều hạng mục đã được nhà thầu đã và đang thi công. Bảng công bố dự án cũng đã được nhà thầu cho cắm lại.
 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long phản hồi nội dung phản ánh về dự án đường Nguyễn Thái Học
Bảng thông tin dự án được nhà thầu cắm lại sau phản ánh.
 

Đối với gói thầu Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối với huyện Hớn Quản (từ Km1+260 đến cuối tuyến), ký hiệu: XL02, do liên danh Công ty TNHH MTV Phước Hà và Công ty TNHH Lam Cường thi công gần hoàn thành.

Gói thầu đã được thảm nhựa gần xong, chỉ còn một đoạn ngắn nhà thầu đang lên kế hoạch thảm nhựa.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Phước Hà, mặc dù mặt bằng bàn giao chậm cộng với việc dự án gặp khó khăn về nguồn vốn, nhưng liên danh Công ty TNHH MTV Phước Hà và Công ty TNHH Lam Cường vẫn nỗ lực thi công gói XL02, đến nay sắp hoàn thành công trình.

Còn gói thầu Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối với huyện Hớn Quản (từ Km0+00 đến Km1+260), ký hiệu: XL01, do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú và Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú thi công thì phía nhà thầu vẫn đang phối hợp với chủ đầu tư vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án hoàn thiện trước ngày 31/12/2024.
 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long phản hồi nội dung phản ánh về dự án đường Nguyễn Thái Học
Một phần đường và vỉa hè được nhà thầu thi công hoàn thiện.
 

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Quang Phú, sau khi phản ánh của Báo điện tử Xây dựng, chủ đầu tư đã kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu khắc phục những tồn tại mà người dân phản ánh. Hiện tại, liên danh các nhà thầu đã và đang nỗ lực khắc phục, thi công một cách nhanh nhất để sớm đưa dự án vào sử dụng.
 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long phản hồi nội dung phản ánh về dự án đường Nguyễn Thái Học
Một đoạn đường đang được thảm nhựa.
 

Dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối với huyện Hớn Quản (kết nối Quốc lộ 13 với Đường D8), do UBND thị xã Bình Long làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Long làm đơn vị mời thầu với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 2.887m; chiều rộng mặt đường 18m; có dải phân cách, vỉa hè mỗi bên rộng 6m; nền đường 32m; có hệ thống chiếu sáng, cây xanh, mương thoát nước với vận tốc thiết kế 50km/giờ. Tổng diện tích đất cần sử dụng cho dự án là 92.288m2, ảnh hưởng trực tiếp 33 hộ dân.

Minh Anh


 

Tác giả: Long Bình

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây