THÔNG QUA LẦN II DỰ ÁN KÊNH CẦU TRẮNG GIAI ĐOẠN 2

Sau kỳ họp thứ nhất về việc thông qua dự án kênh cầu trắng giai đoạn 2, công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Lam, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã hoàn thành chỉnh sửa thiết kế. Vừa qua, ngày 19/3 UBND thị xã đã tổ chức cuộc họp thông qua dự án lần thứ 2.

Theo đó, giai đoạn 2 kênh tiêu thoát nước cầu trắng có tổng chiều dài là 1.275m, được thiết kế kênh mặt cắt hình thang đáy dưới rộng 05 mét, mặt trên rộng 10,8 mét, sâu 2,8mét. Hành lang bảo vệ suối là 10 mét. Hai bên bờ là đường giao thông rộng 6 mét trãi sỏi đỏ 20cm. tổng diện tích giải tỏa là 24.225 m2. Tổng kinh phí xây dựng là 11,8 tỷ đồng, chi phí xây dựng 8,8 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 1 tỷ đồng.

Tại cuộc họp lần 2, các điểm nắn tuyến đã được đơn vị tư vấn trình bày nhất là tại điểm nắn tuyến suối giáp với khu vực 02 ao lớn sẽ được nắn chỉnh để đi cập sát 02 ao nhằm đảm bảo chất lượng công trình, không đi vào khu vực ao.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Tân Xuân chủ tịch UBND thị xã đề nghị đơn vị giao mốc tim cầu trắng, đo đạc các điểm cần giải phóng mặt bằng phải chính xác. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của thị xã nhanh chóng phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đối với những diện tích giải tỏa liên quan đến nhà cửa thì phải đền bù, còn liên quan đến cây trồng thì vận động nhân dân phá bỏ cây trồng, trường hợp diện tích cây trồng có giá trị lớn thì thị xã sẽ hỗ trợ một phần kinh phí.

HOÀI THI
