UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn

THỊ XÃ BÌNH LONG XÂY DỰNG 6 CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Ngày 2/4, UBND thị xã Bình Long họp thông qua tình hình thực hiện tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã. Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Tân Xuân chủ trì cuộc họp, cùng dự có lãnh đạo các phòng ban ngành liên quan, lãnh đạo các xã phường.

Ông Nguyễn Tân Xuân – CT UBND thị xã phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp trong thời gian qua thị xã Bình Long đã thực hiện các dự án trọng điểm như Trường THPT Chuyên Bình Long; dự án tu bổ mở rộng khu di tích Mộ 3000 người; Dự án Xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã; Tiến độ GPMB dự án nâng cấp, mở rộng đường Đoàn Thị Điểm giai đoạn II; Dự án Kênh thoát nước Cầu Trắng – Dốc Nhà Bò, đường Nguyễn Huệ nối dài. Theo đó, Trường THPT Chuyên thị xã Bình Long có tổng vốn đầu tư trên 106 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 3 giai đoạn; giai đoạn một gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng, kè đá, hàng rào, nhà bảo vệ, khối phòng học lý thuyết, bể nước ngầm, giếng khoan, thiết bị khối phòng học lý thuyết, khối hiệu bộ, thiết bị khối hiệu bộ, khối KTX nam, thiết bị PCCC khối KTX nam đã hoàn thành trên 90% công việc và công trình sẽ được bàn giao vào cuối tháng 5 để kịp thời cho việc tuyển sinh năm học mới 2013 – 2014; giai đoạn hai gồm các hạng mục Khối phòng học bộ môn và thí nghiệm thực hành, hội trường, nhà công vụ, nhà ăn, căn tin, nhà để xe, hệ thống điện tổng thể, giếng khoan, bể nước ngầm và thiết bị xây dựng, dự kiến đến ngày 15/4/2013 sẽ khởi công xây dựng; giai đoạn ba gồm các hạng mục KTX nữ, nhà tập đa năng Ban quản lý dự án đang lập hồ sơ mời thầu. Kênh thoát nước Cầu Trắng – Dốc Nhà Bò phường Phú Đức giai đoạn 1 xây dựng có chiều dài 1km, kinh phí xây dựng 10 tỷ đồng, đã đăng thông báo mời thầu, người dân đã đồng ý giao mặt bằng và cây trồng trên đất, dự kiến tháng 6/2013 sẽ khởi công công trình. Tu bổ tôn tạo mộ tập thể 3000 người, có nguồn vốn 35 tỷ đồng, hiện nay phần mỹ thuật (xây dựng tượng đài, đỉnh đồng, 2 con nghê, bàn lễ) đã hoàn thiện phần phóng tỷ lệ 1/1, đang thi công phần âm bản, dưởng bản để chuyển sang chất liệu đá; phần xây dựng (khu đón tiếp, khu tưởng niệm, khu mộ, bệ móng) đang thẩm định phê duyệt thiết kế, dự kiến trong tháng 6/2013 sẽ khởi công. Ngân hàng chính sách xã hội khởi công 19/2/2013, đã hoàn thành phần móng, đá kiềng lớp 1 và một phần kè đá học, hiện đang triển khai đắp đất nền móng công trình và đang xây lên tường. Đường Đoàn Thị Điểm nối dài, khởi công ngày 15/3/2013,  hiện đang đang thi công nên đường ở những vị trí bị ngập nước. Đường Nguyễn Huệ nối dài khởi công ngày 7/3/2013, đã thi công phần bó vỉa, vỉa hè, nền đường.
Sau khi nghe ý kiến của các phòng ban ngành, lãnh đạo các xã phường về các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc như: còn một số hộ dân ảnh hưởng chưa chịu nhận tiền đền bù, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; còn một số hộ khiếu nại về vấn đề áp giá đền bù GPMB… Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Tân Xuân yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể thị xã, lãnh đạo UBND các xã phường cần tăng cường giám sát, thúc đẩy nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; vận động, giải thích cho nhân  dân hiểu về các chính sách của Đảng và nhà nước để người dân nhanh chóng nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình trọng điểm của thị xã.

VĂN TÂM

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây