UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong kiểm tra tiến độ xây dựng mộ 3000 người tại thị xã Bình Long

Sáng nay ngày 13/10, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã có buổi làm việc với UBND thị xã Bình Long về tiến độ xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ tập thể 3000 người. Cùng đi với phó chủ tịch còn có lãnh đạo sở tài chính, kế hoạch đầu tư, sở văn hóa thể thao và du lịch.

PCT UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong kiểm tra thực tế và thắp hương tại mộ tập thể 3000 người

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Bình Long, dự án tu bổ tôn tạo mộ tập thể 3000 người có tổng vốn dự toán là 35 tỷ 715 triệu 209 ngàn 446 đồng; gồm hai gói thầu: gói thầu số 01 phần mỹ thuật ( tượng đài), gói thầu số 02 phần xây dựng gồm khu đón tiếp, khu tưởng niệm, khu mộ, bệ móng tượng đài. Đến nay gói thầu số 01 đã thực hiện đến 75%, gói thầu số 02 đã thực hiện 35%. Thời gian này công trình tạm nghỉ do phải chờ vật liệu từ ngoài Bắc vào. Tại buổi làm việc Ban quản lí dự án xây dựng cũng đê nghị lãnh đạo tỉnh giải ngân phần còn lại để tiếp tục thực hiện công trình.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại công trình và nghe ý kiến báo cáo của Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, các Sở nghành liên quan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng thị xã, sở Tài chính kế hoạch, sở kế hoạch đầu tư, sở văn hóa thể thao và du lịch cần tách riêng từng nguồn vốn cụ thể, để bàn bạc cách giải ngân sớm nhất có thể; đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng và nhà thầu thi công đôn đốc đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng đúng như cam kết để thực hiện công trình. Đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công phải thi công công trình hoàn thành trong giữa tháng 11 năm 2015.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đảng bộ thị xã Bình Long khóa XI, nhiệm kì 2015 – 2020. Theo đúng tiến độ công trình phải hoàn thành vào cuối năm 2014, nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2015, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa thực hiện được theo  đúng như dự kiến.

Văn Tâm 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây