UBND thị xã Bình Long

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn

Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường THPT chuyên Bình Long .

Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng trường THPT chuyên Bình Long .
Sáng ngày 21/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường THPT chuyên Bình Long.Cùng đi với Phó chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo một số sở, ngành.

 Trường THPT chuyên Bình Long khởi công xây dựng ngày 6/4/2012 và dự kiến hoàn thành ngày 4/7/2014 với vốn đầu tư trên 106 tỷ đồng. Công trình chia làm 3 giai đoạn.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong (ở giữa) kiểm tra tại trường THPT chuyên Bình Long

 Theo báo cáo của Ban quản lý dự án: Giai đoạn 1 (khối phòng học lý thuyết, bể nước ngầm, giếng khoan thiết bị, khối phòng học lý thuyết, khối hiệu bộ, san lấp mặt bằng, kè đá, hàng rào, nhà bảo vệ, thiết bị khối hiệu bộ, khối ký túc xá nam, thiết bị phòng cháy chữa cháy phòng ký túc xá nam) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 (khối phòng học bộ môn và thí nghiệm thực hành, hội trường, nhà công vụ, nhà ăn, căn tin, nhà để xe hệ thống điện tổng thể, giếng khoan, bể nước ngầm và thiết bị xây dựng, trạm biến áp) đã hoàn thành trên 80%, dự kiến đến ngày 30-04-2014 hoàn thành. Giai đoạn 3 (ký túc xá nữ và nhà tập đa năng) thi công đạt 50% công trình và dự kiến hoàn thành ngày 4/7/2014.

Tại buổi làm việc các nhà thầu đã cam kết sẽ hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ.

Sau khi nghe báo cáo của chủ dự án, các nhà thầu và một số ý kiến của lãnh đạo các sở, nghành, UBND thị xã Bình Long, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong yêu cầu: Chủ dự án, các nhà thầu phối hợp với nhà trường đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đúng tiến độ như đã cam kết. Nhà thầu cần tính toán đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. Riêng với công ty cổ phần Hải Hoàng Anh, đơn vị trực tiếp thi công giai đoạn 3 phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng để đảm bảo đúng thời gian, chậm nhất 20/7/2014 là phải bàn giao công trình, đảm bảo cho việc khai giảng năm học mới và khánh thành công trình. Riêng công trình nhà ăn mới (nhà ăn 300 người) Phó chủ tịch tịch yêu cầu chủ dự án, Ban quản lý dự án cần làm nhanh các thủ tục, hồ sơ, chọn nhà thầu có đủ năng lục để sớm khởi công công trình và đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/8. Phía nhà trường cần xem xét, tính toán mua sắm trang thiết bị đưa vào phục vụ cho việc dạy và học.

Văn Tâm 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây