UBND thị xã Bình Long

http://binhlong.binhphuoc.gov.vn

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án mở rộng, nâng cấp đường ĐT 752

Ngày 13/8, UBND thị xã Bình Long tổ chức họp với các phòng ban chuyên môn thị xã, UBND phường Hưng Chiến và An Lộc để đánh giá tình hình tiến độ thực hiện thi công dự án xây dựng mở rộng nâng cấp đường DT 752; thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dự án. Bà Hoàng Thị Hồng Vân - Quyền Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.
dt 752
 

Dự án xây dựng mở rộng, nâng cấp đường DT 752 có chiều dài 3.014 m, từ Trung tâm Y tế thị xã đến ngã ba Xe Tăng, phường Hưng Chiến, với tổng kinh phí xây dựng 91 tỉ đồng; gồm 03 gói thầu, gói thầu số 01 và số 02 được khởi công tháng 11/2018, gói thầu số 03 được khởi công tháng 3/2019; dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019; nhưng đến nay tiến độ thực hiện gói thầu số 01 đạt 90%, gói thầu số 02 là 50%, gói thầu số 03 là 35%. Dự án ảnh hưởng phải thu hồi đất của 335 hộ dân với 370 thửa đất, đến nay thị xã đã phê duyệt đền bù giải phóng mặt bằng của 331 hộ với số tiền hơn 40,5 tỷ đồng và đã có 254 hộ nhận tiền đền bù; còn 77 hộ chưa nhận tiền đến bù để giao mặt bằng cho nhà đầu tư do đó tiến độ thi công của các gói thầu bị ảnh hưởng, chậm so với tiến độ đề ra.
dt 752 2
dt 752 3
Tiến độ Dự án mở rộng, nâng cấp đường DT 752 còn chậm do còn bị vướng công tác giải phóng mặt bằng

Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những nguyên nhân tồn tại hạn chế, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan, cũng như những phương án đền bù theo quy định còn nhiều bất cập; trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ thành lập các đoàn trực tiếp đến từng hộ dân còn chưa nhận tiền đền bù để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hiểu được các quy định, chính sách trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, để người dân đồng thuận cùng với chính quyền đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hoàn thành sớm nhất, giúp cho người dân lưu thông dễ dàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thị xã.
 
Văn Tâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây